//
//  Header.h
//  ZITHER
//
//  Created by weixin on 2018/7/25.
//  Copyright © 2018年 weixn. All rights reserved.
//

#ifndef Header_h
#define Header_h


7月25日  *项目行数 11000
        *主要完成条件寻表UI模块
        *搜索展开栏->下面需要添加三个点击按钮
        *搜索展开栏->添加透明黑色背景图

7月26日  *项目行数 12025
        *主要完成条件寻表UI模块
        *完成搜索品牌模块

7月27日  *项目行数 13000
        *主要完成SKU-> 需求更改暂缓
        *寻找好用的第三方贝撒曲线图

8月01日  *项目行数 13160
        *图片黑白
        *文字渐变
        *光标的自定义

8月02日  *项目行数 13160
        *数字键盘
        *tableview 遮罩部分

8月7日   *项目行数 13984
        *确定最后需求 2周完成
        *优化网络请求部分
        *完成我的整体模块新需求修改 以及 接口对接:1.版本提示
                                           2.头像选择点击放大清晰
                                           3.修改验证码UI(光标自定义)
                                           4.封装数字键盘 优化数字键盘 (选做)
                                           5.优化网络层代码(选做)
                                           6.封装切圆角优化(选做)

8月13日
        *项目行数 16202
        *首页 - 四个按钮
        *首页 - 登录/游客
        *首页 - 4种 CELL
        *首页 - 数据请求
        *首页 - 标题数确认

8月14日
        *项目行数 17497
        *首页 - 四个按钮 - 逻辑层
        *首页 - 登录/游客
        *首页 - 4种 CELL - 逻辑层
        *首页 - 数据请求 - 数据模型
        *首页 - 标题数确认 - 逻辑层

8月15日
        *项目行数 17864
        *首页 - 四个按钮 - 逻辑层
        *首页 - 登录/游客 - 图片显示
        *首页 - 4种 CELL - 逻辑层 - 数据填充 - 样式修改
        *首页 - 数据请求 - 数据模型 - 数据格式后台重新返回
        *首页 - 标题数确认 - 逻辑层 - 后台数据重新整理
8月16日
        *项目行数 18200
        *询价页面 - UI
        *SKU页 - UI
        *不感兴趣页 - UI
        *接受报价页 - UI
8月17日
        *项目行数 18828
        *询价页面 - UI
        *SKU页 - UI
        *不感兴趣页 - UI
        *接受报价页 - UI
8月18日
        *项目行数 19403
        *询价页面 - UI
        *SKU页 - UI
        *不感兴趣页 - UI
        *接受报价页 - UI
8月22日
        *项目行数 20702
        *SKU页 - UI - 数据+逻辑
8月24日
        *项目行数 21251
        *条件寻表页 - UI - 数据+逻辑 (重写)

8月27日
    *项目行数 21916
    *(已完成)首页--title 个数逻辑处理
    *(已完成)详情页 刷新UI
    *(已完成)详情页 取消询价处理
    *(已完成)用户头像如果是用相册OR 相机会出现失败

8月28日
    *项目行数 23175
    *(已完成)BUG_关键字_条件搜索没有数据
    *(已完成)BUG_我的询价页_收到报价_里面和外面数据不一样
    *(已完成)BUG_提醒商家向我报价_点击报错
    *(已完成)BUG_在没有开启询价在公开资源的页面，点击提醒商家向我报价，直接变成已提醒了，没有提示的
    *(已完成)BUG_修复条件搜索出来结果不一样问题
    *(已完成)BUG_关键字排序按钮不显示

8月29日
    *项目行数 23297
    *BUG_不感兴趣列表
    *BUG_首页刷新数据
    *BUG_SKU 详情页顶部图第三页数据对接
    *BUG_SKU 详情页点击到搜索列表
    *BUG_SKU 点击刷新询价 没有刷新 UI 样式

8月31日
    *项目行数 23927
    *BUG_搜索也面没数据下拉刷新会出现崩溃
    *BUG_首页_询价下拉刷新会出现明显的移动现象
    *BUG_SKU UI样式修改_包括手表页
    *BUG_SKU 手表属性页 UI 样式调整 外加判断是否有属性数据调整 UI约束
    *BUG_SKU 点击结束刷新 没有刷新 UI 样式  主要是判断@"2"的时候没有配置好 UI
    *优化封装各种UI库
9月1日
    *项目行数 23927
    *详情页导航栏上滑
    *封装导航栏部署到项目里面
    *封装所有控件 部署到项目里
    *重构首页z 追踪列表 UI 样式 通过 massonry 优先级处理
    *重构详情页第一页 通过 massonry 优先级处理

9月3日
    *项目行数 24772
    *详情页查看历史记录没数据
    *封装导航栏部署到项目里面
    *封装所有控件 部署到项目里
    *重构首页z 追踪列表 UI 样式 通过 massonry 优先级处理
    *重构详情页第一页 通过 massonry 优先级处理

9月3日
    *项目行数 26094
    *排序按钮优化
    *追踪 CELL 优化
9月5日
    *项目行数 26094
    *排序按钮优化
    *追踪 CELL 优化

9月18日
    *项目行数 32112
    *发布评论
    *优化部分 BUG

9月26日
    *项目行数 34402
    *收到的消息模块(完成一半)
    *发布失败页模块
    *个人主页模块(已完成)

9月26日
    *项目行数 35254
    *收到的消息模块(完成一半)
    *发布失败页模块

9月30日
    *项目行数 37160
    *收到的消息模块(完成)
    *发布失败页模块(完成)
    *修改部分V2 UI(完成)

10月15日
    *项目行数 39098
    *首页样式 以及 ugc点击事件(完成)
    *发布闪退bug(完成)
    *我的询价模块(完成)
    *我的页面抽屉效果(进行中)
10月16日
    *项目行数 39472
    *我的页面抽屉效果(完成)
    *我的页面模块(进行中)
10月17日
    *项目行数 41071
    *我的页面关注模块(完成)
    *我的页面结束询价模块(完成)
    *我的页面询价模块(完成)
    *所有可以关注模块(完成)
10月18日
    *项目行数 42097
    *替换项目所有上下拉刷新(完成)
    *pgc详情页面(进行中)
10月25日
*项目行数 42097
*替换项目所有上下拉刷新(完成)
*pgc详情页面(进行中)

11月10日
*项目行数 50278
*替换项目所有上下拉刷新(完成)
*pgc详情页面(进行中)

1月25日
*根据原定计划将对sh做出部分代码删减
*搜索@“ <UMPush”相关内容
    1.//绑定别名 2.
*搜索活动相关代码移除
//#import "WBQRCodeVC.h"
//#import "MyQRCodeWebVC.h"
//#import "SGQRCode.h"
//SGQRCode文件夹
以上相关文件已移除

2月13日
上传表款信息
系列以及型号
未搜索时候 顶部需要显示其他
有输入结果时候 如果没有结果 则显示输入


#endif /* Header_h */
